## Planning & phases

- Démarrage : **dès sélection** (idéalement semaine du 13 octobre 2025).
- Rendu final : **8 décembre 2025**.
- Mode : itérations de 1 à 2 semaines (sprints courts).


### Phases

- Semaine 1 (13–17 oct.) : Échange pour le démarrage du projet, accès API
- Semaine 2–3 (20–31 oct.) : Proposition d’identité sur maquette HTML/CSS statique (1 page type), avec UI arbre de compétences. Inclus palette de couleur + proposition logo
- **4 novembre : validation de l’identité proposée**
- Semaine 4–6 (3–21 nov.) : Développement front avec sprints
    - Sprint 1 — Copie du dépôt, pipeline parallèle, audit HTML, mise en place SASS
    - Sprint 2 — Intégration arbre de compétence, développement de la page d’accueil et de la liste filtrables
    - Sprint 3 — Développement et intégration des pages individuelles et des pages de contenus
    - Sprint 4 — Recherche plein texte réactive et affinement de l’affichage filtrage multi-sélection
- Semaine 7 (24–28 nov.) : Révisions UI et petits ajustements. Validation définitive du logo.
- Semaine 8 (1–5 déc.) : Tests & optimisation.
- **Livraison finale** : au plus tard **8 décembre 2025**.

